 ===============================================================================
 «Публичная библиотека» (http://publ.lib.ru)
 ===============================================================================
 Специальность «Архитектура»
 Редакционная коллегия: Дуров В.В. (ответственный секретарь), Дыховичный Ю.А., Ефимов А.В., Кудрявцев А.П. (главный редактор), Лежава И.Г., Мамлеев О.Р., Некрасов А.Б., Подольский В.И., Санкина Л.Л., Степанов А.В. (заместитель главного редактора), Тальковский В.Г., Швидковский Д.О., Щенков А.С.
 Технология строительного производства и охрана труда
 Стереотипное издание
 Под общей редакцией профессора Г.Н. Фомина
 Допущено УМО по образованию в области архитектуры в качестве учебного пособия но направлению 630100 «Архитектура»
 Москва: Издательство «Архитектура-С», 2007

 38.6
 69.05:658.345(075.8)

 Рецензенты: кафедра технологии строительного производства Белорусского политехнического института (зав. кафедрой канд. технических наук, доцент В.А. Бондарик); зам. начальника ГлавАПУ г. Москвы, канд. технических наук Ю.А. Дыховичный
 Авторы: А.П. Коршунова, Н.Е. Муштаева, В.А. Николаев, Н.Я. Сенаторов, Н.П. Стрункин, Г.Н. Фомин

 Технология строительного производства и охрана труда: Учебное пособие для вузов: Специальность «Архитектура». / А.П. Коршунова, Н.Е. Муштаева, В.А. Николаев и др.: Под редакцией Г.Н. Фомина. - М.: Архитектура-С, 2007. - 376 с.: ил.
 ISBN 978-5-9647-0114-9
 Изложены основы технологии строительного производства, основные направления научно-технического прогресса и передовой опыт в капитальном строительстве. Описаны современные методы индустриального строительства, заводской технологии изготовления деталей и конструкций, производства общестроительных, монтажных, отделочных работ. Даны основные положения охраны труда в строительстве и описаны мероприятия по их осуществлению.
 Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Архитектура» и «Архитектура и планировка сельских населенных мест».

 ОГЛАВЛЕНИЕ:
 Предисловие (5).
 Введение (6).
 РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
 Глава 1. Введение в технологию строительного производства (8).
 1.1. Основные понятия, применяемые в строительстве (8).
 1.2. Организационные формы исполнения строительно-монтажных работ (12).
 1.3. Трудовые ресурсы строительства (12).
 1.4. Производительность труда в строительстве (13).
 1.5. Материальные элементы строительных процессов (17).
 1.6. Основные документы, регламентирующие строительство (17).
 1.7. Качество выполнения строительно-монтажных работ (18).
 1.8. Организация строительных процессов (20).
 1.9. Технологическое проектирование строительного производства (22).
 1.10. Охрана окружающей природной среды при выполнении строительных работ (24).
 Глава 2. Основные направления ускорения научно-технического прогресса в строительстве (27).
 2.1. Совершенствование применяемых конструктивно-технологических систем зданий (27).
 2.2. Индустриализация строительства (28).
 2.3. Развитие индустриальной базы капитального строительства (29).
 2.4. Комплексная механизация и автоматизация строительства (30).
 2.5. Совершенствование управления, организации и технологии строительного производства (31).
 2.6. Типизация, унификация, стандартизация, нормализация и модульная координация (33).
 2.7. Технологичность конструкций и изделий (34).
 Глава 3. Заводское производство строительных конструкций и деталей (35).
 3.1. Развитие полносборного строительства в СССР (35).
 3.2. Основные технологические системы в заводском производстве железобетонных изделий (36).
 3.3. Заводы крупнопанельного домостроения (43).
 3.4. Заводы объемно-блочного домостроения (46).
 3.5. Заводская отделка панелей наружных стен (46).
 3.6. Организация полносборного строительства (48).
 3.7. Основные направления дальнейшего совершенствования технологии заводского домостроения (48).
 РАЗДЕЛ II. ВОЗВЕДЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
 Глава 4. Работы подготовительного периода (51).
 4.1. Значение и состав работ
 4.2. Проектно-изыскательские работы (51).
 4.3. Инженерная подготовка территорий (52).
 4.4. Организация строительных площадок (53).
 Глава 5. Транспортировка строительных грузов (54).
 5.1. Классификация строительных грузов (54).
 5.2. Виды транспорта (55).
 5.3. Погрузочно-разгрузочные работы (58).
 5.4. Основные направления совершенствования транспортировки строительных грузов (60).
 5.5. Техника безопасности на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах (60).
 Глава 6. Земляные работы (61).
 6.1. Общие положения (61).
 6.2. Виды земляных сооружений (61).
 6.3. Классификация грунтов (62).
 6.4. Подготовительные и вспомогательные работы при возведении земляных сооружений (63).
 6.5. Определение объемов земляных работ (65).
 6.6. Основные способы разработки грунтов (68).
 Разработка грунта резанием (68).
 Разработка грунта гидромеханическим способом (73).
 Разработка грунта способом взрыва (74).
 6.7. Искусственное закрепление грунта (75).
 6.8. Водоотлив и водопонижение (77).
 6.9. Транспортировка и уплотнение грунта (78).
 6.10. Выполнение земляных работ в зимнее время (79).
 6.11. Техника безопасности (82).
 Глава 7. Устройство оснований и фундаментов (83).
 7.1. Назначение и виды фундаментов (83).
 7.2. Устройство фундаментов мелкого заложения (83).
 7.3. Устройство фундаментов глубокого заложения (84).
 7.4. Устройство свайных оснований и фундаментов (88).
 Виды свай (88).
 Погружение предварительно изготовленных свай (89).
 Устройство набивных свай (92).
 Устройство ростверков (96).
 Устройство фундаментов на просадочных грунтах (97).
 7.5. Техника безопасности (98).
 Глава 8. Устройство дорог и инженерных подземных коммуникаций (99).
 8.1. Устройство дорог (99).
 8.2. Устройство подземных инженерных коммуникаций (102).
 8.3. Техника безопасности (105).
 РАЗДЕЛ III. ВОЗВЕДЕНИЕ НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
 Глава 9. Каменные работы (106).
 9.1. Общие положения (106).
 Материалы, применяемые для каменных работ (106).
 Элементы и правила разрезки каменной кладки (107).
 9.2. Кладка из кирпича, искусственных и природных камней (109).
 Виды и назначение каменной кладки (109).
 Система перевязки швов (110).
 Армирование кладки (111).
 Кладка с облицовкой поверхности лицевым кирпичом (111).
 Сплошная и облегченная кладка (112).
 Кладка в кирпичных перемычках (114).
 Кладка из керамических камней и мелких блоков (114).
 Кладка из природных камней (115).
 9.3. Инструмент и приспособления (117).
 Производственный и контрольно-измерительный инструмент (117).
 Леса и подмости (117).
 9.4. Выполнение каменных работ (119).
 Организация каменных работ (119).
 Подача материала к рабочим местам (120).
 Организация труда и рабочих мест каменщиков (120).
 Технология и способы выполнения каменной кладки (122).
 9.5. Выполнение каменных работ в экстремальных условиях (125).
 9.6. Контроль качества каменной кладки (128).
 9.7. Техника безопасности (128).
 Глава 10. Бетонные и железобетонные работы (129).
 10.1. Общие положения (129).
 10.2. Опалубочные работы (130).
 Назначение и виды опалубки (130).
 Изготовление и установка опалубки (131).
 10.3. Арматурные работы (135).
 Назначение и виды арматуры (135).
 Изготовление и установка арматуры (135).
 10.4. Приготовление и транспортировка бетонной смеси (138).
 10.5. Бетонирование конструкций (141).
 10.6. Особенности бетонирования некоторых конструкций и возведение зданий в скользящей и объемно-переставной опалубке (147).
 10.7. Выполнение бетонных работ в зимнее время (150).
 Особенности твердения бетона при отрицательных температурах (150).
 Приготовление и транспортировка бетонной смеси (151).
 Методы зимнего бетонирования (151).
 10.8. Контроль качества бетонных и железобетонных работ (154).
 10.9. Техника безопасности (155).
 Глава 11. Монтаж строительных конструкций (156).
 11.1. Общие положения (156).
 11.2. Методы монтажа строительных конструкций (158).
 11.3. Организация монтажного процесса (160).
 11.4. Монтажные процессы и средства их обеспечения (162).
 11.5. Механизация монтажных работ (166).
 Монтажные машины и устройства (166).
 Выбор комплектов машин (170).
 Глава 12. Монтаж сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций (172).
 12.1. Монтаж крупнопанельных бескаркасных зданий (172).
 12.2. Монтаж зданий из крупных блоков (174).
 12.3. Монтаж зданий из объемных блоков (176).
 12.4. Монтаж каркасно-панельных зданий с железобетонным каркасом (178).
 Монтаж одноэтажных каркасно-панельных промышленных зданий (178).
 Монтаж многоэтажных каркасно-панельных зданий (181).
 12.5. Монтаж зданий методом подъема (184).
 12.6. Монтаж зданий с покрытиями из железобетонных оболочек (186).
 12.7. Заделка стыков конструктивных элементов полносборных зданий (190).
 Глава 13. Монтаж металлических и деревянных конструкций, мягких оболочек (192).
 13.1. Монтаж металлических конструкций (192).
 Общие положения (192).
 Монтаж металлических каркасов (193).
 Монтаж металлических пространственных конструкций (196).
 Монтаж сооружений из листовых конструкций (198).
 Монтаж конструкций высотных инженерных сооружений (199).
 13.2. Монтаж деревянных конструкций (202).
 Общие положения (202).
 Монтаж клееных деревянных конструкций гражданских и производственных зданий (202).
 Монтаж зданий из деревянных конструкций заводского изготовления (203).
 13.3. Монтаж мягких оболочек (205).
 Глава 14. Особые требования при монтаже строительных конструкций (207).
 14.1. Контроль качества монтажных работ (207).
 14.2. Монтаж зданий и сооружений в зимнее время (208).
 14.3. Техника безопасности (209).
 Глава 15. Устройство кровель (210).
 15.1. Общие положения (210).
 15.2. Устройство рулонных кровель (213).
 Применяемые материалы (213).
 Подготовительные работы (214).
 Основные работы (215).
 15.3. Устройство мастичных кровель (219).
 15.4. Устройство кровель из плит повышенной заводской готовности (220).
 15.5. Устройство кровель из асбестоцементных листов (221).
 15.6. Устройство кровель из черепицы (224).
 15.7. Устройство кровель из древесных материалов (226).
 15.8. Устройство металлических кровель (226).
 15.9. Выполнение кровельных работ в зимнее время (227).
 15.10. Контроль качества кровельных работ (227).
 15.11. Техника безопасности (228).
 Глава 16. Изоляционные и антикоррозионные работы (229).
 16.1. Общие положения (229).
 16.2. Выполнение гидроизоляционных работ (230).
 16.3. Выполнение теплоизоляционных работ (232).
 16.4. Устройство антикоррозионных покрытий (234).
 16.5. Выполнение изоляционных работ в зимнее время (234).
 16.6. Техника безопасности (235).
 РАЗДЕЛ IV. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
 Глава 17. Общие положения (237).
 Глава 18. Стекольные работы (238).
 18.1. Общие положения (238).
 18.2. Остекление переплетов (239).
 18.3. Остекление проемов (240).
 18.4. Остекление элементов покрытий (241).
 16.5. Выполнение стекольных работ в зимнее время (242).
 18.6. Техника безопасности (242).
 Глава 19. Штукатурные работы (243).
 19.1. Общие положения (243).
 19.2. Устройство обычных штукатурок (244).
 19.3. Устройство декоративных штукатурок (248).
 19.4. Выполнение штукатурного рельефа (252).
 19.5. Устройство специальных штукатурок (256).
 19.6. Выполнение штукатурных работ в зимнее время (256).
 19.7. Техника безопасности (257).
 Глава 20. Лепные работы (258).
 20.1. Общие положения (258).
 20.2. Изготовление моделей (258).
 20.3. Изготовление форм (261).
 20.4. Изготовление лепных изделий (261).
 20.5. Устройство и крепление лепных изделий (262).
 20.6. Техника безопасности (263).
 Глава 21. Облицовочные работы (263).
 21.1. Общие положения (263).
 21.2. Устройство облицовки из блоков и плит (264).
 21.3. Устройство облицовки из плиток (267).
 21.4. Устройство облицовки из листовых материалов (269).
 21.5. Устройство подвесных потолков (270).
 21.6. Выполнение облицовочных работ в зимнее время (270).
 21.7. Контроль качества облицовки (271).
 21.8. Техника безопасности (271).
 Глава 22. Малярные работы (272).
 22.1. Общие положения (272).
 22.2. Материалы, используемые для малярной отделки (273).
 22.3. Подготовка поверхностей под окрашивание (274).
 22.4. Окрашивание поверхностей (276).
 22.5. Обработка окрашенных поверхностей (280).
 22.6. Выполнение малярных работ в зимнее время (281).
 22.7. Организация труда и техника безопасности (281).
 Глава 23. Обойные работы (283).
 23.1. Общие положения (283).
 23.2. Подготовка поверхностей и оклеивание их обоями (283).
 23.3. Техника безопасности (285).
 Глава 24. Устройство покрытий полов (286).
 24.1. Общие положения (286).
 24.2. Устройство покрытий полов из рулонных материалов (286).
 24.3. Устройство покрытий полов из плиточных материалов (289).
 24.4. Устройство монолитных покрытий полов (292).
 24.5. Устройство деревянных покрытий полов (295).
 24.6. Техника безопасности (299).
 Глава 25. Благоустройство территорий (299).
 25.1. Общие положения (299).
 25.2. Возведение объектов благоустройства (300).
 25.3. Техника безопасности (305).
 РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ.
 Глава 26. Общие положения (306).
 Глава 27. Методы выполнения строительно-монтажных работ в условиях реконструкции (308).
 27.1. Земляные работы (308).
 27.2. Работы по разборке зданий и сооружений (309).
 27.3. Бетонные и железобетонные работы (312).
 27.4. Демонтаж строительных конструкций (312).
 27.5. Усиление строительных конструкций (313).
 27.6. Техника безопасности (315).
 РАЗДЕЛ VI. ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
 Глава 28. Общие вопросы охраны труда (316).
 28.1 Краткий обзор развития охраны труда в СССР (316).
 28.2. Основные понятия, термины и определения (316).
 28.3. Основные сведения о законодательстве по охране труда и правовые нормы (317).
 28.4. Строительные нормы и правила, система стандартов безопасности труда (318).
 28.5. Надзор и контроль в области охраны труда (319).
 28.6. Ответственность за нарушение норм и правил охраны труда (320).
 Глава 29. Производственная санитария и гигиена труда в строительстве (321).
 29.1. Условия труда и задачи производственной санитарии и гигиены (321).
 29.2. Метеорологические условия (321).
 29.3. Пыль и борьба с нею (324).
 29.4. Вредные вещества и предупреждение отравлений (324).
 29.5. Производственное освещение (326).
 29.6. Защита от шума и вибрации (328).
 29.7. Санитарно-бытовое обслуживание (330).
 Глава 30. Основы охраны труда в строительстве (331).
 30.1. Организация строительной площадки (331).
 30.2. Технологическая проектная документация (333).
 30.3. Электробезопасность на строительной площадке (334).
 30.4. Молниезащита зданий и сооружений (337).
 30.5. Эргономика и техническая эстетика (338).
 Глава 31. Анализ причин травматизма и профессиональных заболеваний (341).
 31.1. Расследование и учет несчастных случаев (341).
 31.2. Классификация и анализ причин травматизма (342).
 Глава 32. Пожарная безопасность на строительстве (344).
 32.1. Горение и пожароопасные свойства веществ (344).
 32.2. Огнестойкость строительных конструкций (346).
 32.3. Противопожарные мероприятия при проектировании (348).
 32.4. Способы и средства тушения пожаров (349).
 32.5. Противопожарная защита строительных площадок (352).
 Заключение (355).
 Приложение (357).
 Предметный указатель (362).
 Список литературы (368).
 ===============================================================================
 *** О П И С А Н И Е * И З Д А Н И Я *** 5.4 ***
 ===============================================================================
 |ТИТУЛ ВЕБ-СТРАНИЦЫ¦ «Специальность «Архитектура» (серия)
 |СЕРИЯ, ГОД, НОМЕР ¦ «Специальность «Архитектура».
 |АВТОРЫ... НАЗВАНИЕ¦ Фомин Г.Н._ Технология строительного производства и охрана труда.
 |НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛА¦
 |ЖАНР-ФОРМА-ВИД-ТИП¦ Учебное пособие для вузов.
 Авторы: Алла Павловна Коршунова, Н.Е. Муштаева, В.А. Николаев, Н.Я. Сенаторов, Н.П. Стрункин, Геннадий Нилович Фомин.
 Общая редакция Геннадия Ниловича Фомина.
 |ИЗДАТЕЛЬ. - СЕРИЯ ¦ Москва: Издательство «Архитектура-С», 2007. - Серия «Специальность «Архитектура»
 |АВТОРЫ ФАЙЛА И OCR¦ Скан: Vslav16m, OCR, обработка, формат Pdf: звездочет, 2025
 |ОСНОВНОЕ ИМЯ ПАПКИ¦ ''Special'nost'_''Arhitektura''_(seriya)
 |ОСНОВНОЕ ИМЯ СЕРИИ¦ ''Special'nost'_''Arhitektura''.
 |ОСНОВНОЕ ИМЯ ФАЙЛА¦ Fomin_G.N.__Tehnologiya_stroitel'nogo_proizvodstva_i_ohrana_truda.(2007)
 |ДОПОЛНЕНИЯ К ИМЕНИ¦ [djv] [pdf]
 |ОСНОВНОЕ ИМЯ ОБЛ. ¦ Tspo07
 |АННОТАЦИЯ ИЗДАНИЯ ¦ ИЗ ИЗДАНИЯ:
 Изложены основы технологии строительного производства, основные направления научно-технического прогресса и передовой опыт в капитальном строительстве. Описаны современные методы индустриального строительства, заводской технологии изготовления деталей и конструкций, производства общестроительных, монтажных, отделочных работ. Даны основные положения охраны труда в строительстве и описаны мероприятия по их осуществлению.
 Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Архитектура» и «Архитектура и планировка сельских населенных мест».
 |СОДЕРЖАНИЕ ИЗДАНИЯ¦ ОГЛАВЛЕНИЕ:
 Предисловие (5).
 Введение (6).
 РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
 Глава 1. Введение в технологию строительного производства (8).
 1.1. Основные понятия, применяемые в строительстве (8).
 1.2. Организационные формы исполнения строительно-монтажных работ (12).
 1.3. Трудовые ресурсы строительства (12).
 1.4. Производительность труда в строительстве (13).
 1.5. Материальные элементы строительных процессов (17).
 1.6. Основные документы, регламентирующие строительство (17).
 1.7. Качество выполнения строительно-монтажных работ (18).
 1.8. Организация строительных процессов (20).
 1.9. Технологическое проектирование строительного производства (22).
 1.10. Охрана окружающей природной среды при выполнении строительных работ (24).
 Глава 2. Основные направления ускорения научно-технического прогресса в строительстве (27).
 2.1. Совершенствование применяемых конструктивно-технологических систем зданий (27).
 2.2. Индустриализация строительства (28).
 2.3. Развитие индустриальной базы капитального строительства (29).
 2.4. Комплексная механизация и автоматизация строительства (30).
 2.5. Совершенствование управления, организации и технологии строительного производства (31).
 2.6. Типизация, унификация, стандартизация, нормализация и модульная координация (33).
 2.7. Технологичность конструкций и изделий (34).
 Глава 3. Заводское производство строительных конструкций и деталей (35).
 3.1. Развитие полносборного строительства в СССР (35).
 3.2. Основные технологические системы в заводском производстве железобетонных изделий (36).
 3.3. Заводы крупнопанельного домостроения (43).
 3.4. Заводы объемно-блочного домостроения (46).
 3.5. Заводская отделка панелей наружных стен (46).
 3.6. Организация полносборного строительства (48).
 3.7. Основные направления дальнейшего совершенствования технологии заводского домостроения (48).
 РАЗДЕЛ II. ВОЗВЕДЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
 Глава 4. Работы подготовительного периода (51).
 4.1. Значение и состав работ
 4.2. Проектно-изыскательские работы (51).
 4.3. Инженерная подготовка территорий (52).
 4.4. Организация строительных площадок (53).
 Глава 5. Транспортировка строительных грузов (54).
 5.1. Классификация строительных грузов (54).
 5.2. Виды транспорта (55).
 5.3. Погрузочно-разгрузочные работы (58).
 5.4. Основные направления совершенствования транспортировки строительных грузов (60).
 5.5. Техника безопасности на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах (60).
 Глава 6. Земляные работы (61).
 6.1. Общие положения (61).
 6.2. Виды земляных сооружений (61).
 6.3. Классификация грунтов (62).
 6.4. Подготовительные и вспомогательные работы при возведении земляных сооружений (63).
 6.5. Определение объемов земляных работ (65).
 6.6. Основные способы разработки грунтов (68).
 Разработка грунта резанием (68).
 Разработка грунта гидромеханическим способом (73).
 Разработка грунта способом взрыва (74).
 6.7. Искусственное закрепление грунта (75).
 6.8. Водоотлив и водопонижение (77).
 6.9. Транспортировка и уплотнение грунта (78).
 6.10. Выполнение земляных работ в зимнее время (79).
 6.11. Техника безопасности (82).
 Глава 7. Устройство оснований и фундаментов (83).
 7.1. Назначение и виды фундаментов (83).
 7.2. Устройство фундаментов мелкого заложения (83).
 7.3. Устройство фундаментов глубокого заложения (84).
 7.4. Устройство свайных оснований и фундаментов (88).
 Виды свай (88).
 Погружение предварительно изготовленных свай (89).
 Устройство набивных свай (92).
 Устройство ростверков (96).
 Устройство фундаментов на просадочных грунтах (97).
 7.5. Техника безопасности (98).
 Глава 8. Устройство дорог и инженерных подземных коммуникаций (99).
 8.1. Устройство дорог (99).
 8.2. Устройство подземных инженерных коммуникаций (102).
 8.3. Техника безопасности (105).
 РАЗДЕЛ III. ВОЗВЕДЕНИЕ НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
 Глава 9. Каменные работы (106).
 9.1. Общие положения (106).
 Материалы, применяемые для каменных работ (106).
 Элементы и правила разрезки каменной кладки (107).
 9.2. Кладка из кирпича, искусственных и природных камней (109).
 Виды и назначение каменной кладки (109).
 Система перевязки швов (110).
 Армирование кладки (111).
 Кладка с облицовкой поверхности лицевым кирпичом (111).
 Сплошная и облегченная кладка (112).
 Кладка в кирпичных перемычках (114).
 Кладка из керамических камней и мелких блоков (114).
 Кладка из природных камней (115).
 9.3. Инструмент и приспособления (117).
 Производственный и контрольно-измерительный инструмент (117).
 Леса и подмости (117).
 9.4. Выполнение каменных работ (119).
 Организация каменных работ (119).
 Подача материала к рабочим местам (120).
 Организация труда и рабочих мест каменщиков (120).
 Технология и способы выполнения каменной кладки (122).
 9.5. Выполнение каменных работ в экстремальных условиях (125).
 9.6. Контроль качества каменной кладки (128).
 9.7. Техника безопасности (128).
 Глава 10. Бетонные и железобетонные работы (129).
 10.1. Общие положения (129).
 10.2. Опалубочные работы (130).
 Назначение и виды опалубки (130).
 Изготовление и установка опалубки (131).
 10.3. Арматурные работы (135).
 Назначение и виды арматуры (135).
 Изготовление и установка арматуры (135).
 10.4. Приготовление и транспортировка бетонной смеси (138).
 10.5. Бетонирование конструкций (141).
 10.6. Особенности бетонирования некоторых конструкций и возведение зданий в скользящей и объемно-переставной опалубке (147).
 10.7. Выполнение бетонных работ в зимнее время (150).
 Особенности твердения бетона при отрицательных температурах (150).
 Приготовление и транспортировка бетонной смеси (151).
 Методы зимнего бетонирования (151).
 10.8. Контроль качества бетонных и железобетонных работ (154).
 10.9. Техника безопасности (155).
 Глава 11. Монтаж строительных конструкций (156).
 11.1. Общие положения (156).
 11.2. Методы монтажа строительных конструкций (158).
 11.3. Организация монтажного процесса (160).
 11.4. Монтажные процессы и средства их обеспечения (162).
 11.5. Механизация монтажных работ (166).
 Монтажные машины и устройства (166).
 Выбор комплектов машин (170).
 Глава 12. Монтаж сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций (172).
 12.1. Монтаж крупнопанельных бескаркасных зданий (172).
 12.2. Монтаж зданий из крупных блоков (174).
 12.3. Монтаж зданий из объемных блоков (176).
 12.4. Монтаж каркасно-панельных зданий с железобетонным каркасом (178).
 Монтаж одноэтажных каркасно-панельных промышленных зданий (178).
 Монтаж многоэтажных каркасно-панельных зданий (181).
 12.5. Монтаж зданий методом подъема (184).
 12.6. Монтаж зданий с покрытиями из железобетонных оболочек (186).
 12.7. Заделка стыков конструктивных элементов полносборных зданий (190).
 Глава 13. Монтаж металлических и деревянных конструкций, мягких оболочек (192).
 13.1. Монтаж металлических конструкций (192).
 Общие положения (192).
 Монтаж металлических каркасов (193).
 Монтаж металлических пространственных конструкций (196).
 Монтаж сооружений из листовых конструкций (198).
 Монтаж конструкций высотных инженерных сооружений (199).
 13.2. Монтаж деревянных конструкций (202).
 Общие положения (202).
 Монтаж клееных деревянных конструкций гражданских и производственных зданий (202).
 Монтаж зданий из деревянных конструкций заводского изготовления (203).
 13.3. Монтаж мягких оболочек (205).
 Глава 14. Особые требования при монтаже строительных конструкций (207).
 14.1. Контроль качества монтажных работ (207).
 14.2. Монтаж зданий и сооружений в зимнее время (208).
 14.3. Техника безопасности (209).
 Глава 15. Устройство кровель (210).
 15.1. Общие положения (210).
 15.2. Устройство рулонных кровель (213).
 Применяемые материалы (213).
 Подготовительные работы (214).
 Основные работы (215).
 15.3. Устройство мастичных кровель (219).
 15.4. Устройство кровель из плит повышенной заводской готовности (220).
 15.5. Устройство кровель из асбестоцементных листов (221).
 15.6. Устройство кровель из черепицы (224).
 15.7. Устройство кровель из древесных материалов (226).
 15.8. Устройство металлических кровель (226).
 15.9. Выполнение кровельных работ в зимнее время (227).
 15.10. Контроль качества кровельных работ (227).
 15.11. Техника безопасности (228).
 Глава 16. Изоляционные и антикоррозионные работы (229).
 16.1. Общие положения (229).
 16.2. Выполнение гидроизоляционных работ (230).
 16.3. Выполнение теплоизоляционных работ (232).
 16.4. Устройство антикоррозионных покрытий (234).
 16.5. Выполнение изоляционных работ в зимнее время (234).
 16.6. Техника безопасности (235).
 РАЗДЕЛ IV. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
 Глава 17. Общие положения (237).
 Глава 18. Стекольные работы (238).
 18.1. Общие положения (238).
 18.2. Остекление переплетов (239).
 18.3. Остекление проемов (240).
 18.4. Остекление элементов покрытий (241).
 16.5. Выполнение стекольных работ в зимнее время (242).
 18.6. Техника безопасности (242).
 Глава 19. Штукатурные работы (243).
 19.1. Общие положения (243).
 19.2. Устройство обычных штукатурок (244).
 19.3. Устройство декоративных штукатурок (248).
 19.4. Выполнение штукатурного рельефа (252).
 19.5. Устройство специальных штукатурок (256).
 19.6. Выполнение штукатурных работ в зимнее время (256).
 19.7. Техника безопасности (257).
 Глава 20. Лепные работы (258).
 20.1. Общие положения (258).
 20.2. Изготовление моделей (258).
 20.3. Изготовление форм (261).
 20.4. Изготовление лепных изделий (261).
 20.5. Устройство и крепление лепных изделий (262).
 20.6. Техника безопасности (263).
 Глава 21. Облицовочные работы (263).
 21.1. Общие положения (263).
 21.2. Устройство облицовки из блоков и плит (264).
 21.3. Устройство облицовки из плиток (267).
 21.4. Устройство облицовки из листовых материалов (269).
 21.5. Устройство подвесных потолков (270).
 21.6. Выполнение облицовочных работ в зимнее время (270).
 21.7. Контроль качества облицовки (271).
 21.8. Техника безопасности (271).
 Глава 22. Малярные работы (272).
 22.1. Общие положения (272).
 22.2. Материалы, используемые для малярной отделки (273).
 22.3. Подготовка поверхностей под окрашивание (274).
 22.4. Окрашивание поверхностей (276).
 22.5. Обработка окрашенных поверхностей (280).
 22.6. Выполнение малярных работ в зимнее время (281).
 22.7. Организация труда и техника безопасности (281).
 Глава 23. Обойные работы (283).
 23.1. Общие положения (283).
 23.2. Подготовка поверхностей и оклеивание их обоями (283).
 23.3. Техника безопасности (285).
 Глава 24. Устройство покрытий полов (286).
 24.1. Общие положения (286).
 24.2. Устройство покрытий полов из рулонных материалов (286).
 24.3. Устройство покрытий полов из плиточных материалов (289).
 24.4. Устройство монолитных покрытий полов (292).
 24.5. Устройство деревянных покрытий полов (295).
 24.6. Техника безопасности (299).
 Глава 25. Благоустройство территорий (299).
 25.1. Общие положения (299).
 25.2. Возведение объектов благоустройства (300).
 25.3. Техника безопасности (305).
 РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ.
 Глава 26. Общие положения (306).
 Глава 27. Методы выполнения строительно-монтажных работ в условиях реконструкции (308).
 27.1. Земляные работы (308).
 27.2. Работы по разборке зданий и сооружений (309).
 27.3. Бетонные и железобетонные работы (312).
 27.4. Демонтаж строительных конструкций (312).
 27.5. Усиление строительных конструкций (313).
 27.6. Техника безопасности (315).
 РАЗДЕЛ VI. ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
 Глава 28. Общие вопросы охраны труда (316).
 28.1 Краткий обзор развития охраны труда в СССР (316).
 28.2. Основные понятия, термины и определения (316).
 28.3. Основные сведения о законодательстве по охране труда и правовые нормы (317).
 28.4. Строительные нормы и правила, система стандартов безопасности труда (318).
 28.5. Надзор и контроль в области охраны труда (319).
 28.6. Ответственность за нарушение норм и правил охраны труда (320).
 Глава 29. Производственная санитария и гигиена труда в строительстве (321).
 29.1. Условия труда и задачи производственной санитарии и гигиены (321).
 29.2. Метеорологические условия (321).
 29.3. Пыль и борьба с нею (324).
 29.4. Вредные вещества и предупреждение отравлений (324).
 29.5. Производственное освещение (326).
 29.6. Защита от шума и вибрации (328).
 29.7. Санитарно-бытовое обслуживание (330).
 Глава 30. Основы охраны труда в строительстве (331).
 30.1. Организация строительной площадки (331).
 30.2. Технологическая проектная документация (333).
 30.3. Электробезопасность на строительной площадке (334).
 30.4. Молниезащита зданий и сооружений (337).
 30.5. Эргономика и техническая эстетика (338).
 Глава 31. Анализ причин травматизма и профессиональных заболеваний (341).
 31.1. Расследование и учет несчастных случаев (341).
 31.2. Классификация и анализ причин травматизма (342).
 Глава 32. Пожарная безопасность на строительстве (344).
 32.1. Горение и пожароопасные свойства веществ (344).
 32.2. Огнестойкость строительных конструкций (346).
 32.3. Противопожарные мероприятия при проектировании (348).
 32.4. Способы и средства тушения пожаров (349).
 32.5. Противопожарная защита строительных площадок (352).
 Заключение (355).
 Приложение (357).
 Предметный указатель (362).
 Список литературы (368).
 ===============================================================================